### Édition des propriétés

#### Général

Pour chaque tâche vous pouvez éditer les propriétés grâce à une boîte de dialogue en utilisant le menu Tâches puis Propriétés tâches, ou en double-cliquant sur le nom de la tâche ou sur sa barre graphique.

La boîte de dialogue permet d'éditer le nom, la durée, le pourcentage d'exécution, la priorité, les dates de début, de fin et une date relative à une contrainte, la couleur sur le graphique, son lien internet etc.

Vous pouver également spécifier que votre tâche est un point bilan en cochant la case Point bilan.

#### Prédécesseurs

Vous pouvez également définir les relations entre les tâches en choisissant les prédécesseurs.

Quatre types de relations sont possibles :

- Fin-Début ;
- Fin-Fin ;
- Début-Fin ;
- Début-Début.

Il est également possible de spécifier un écart dans la relation. Cet écart est compté en nombre de jours.

La suppression d'une relation de dépendance s'effectue en sélectionnant la relation à supprimer puis en cliquant sur la croix .

#### Ressources

Vous pouvez affecter des ressources à la tâche via l'onglet Ressources. Par défaut, la première ressource affectée sera responable de la tâche. Il est possible de décocher la case Responsable si on ne veut pas que cette ressource soit responsable. GanttProject vous permet de définir aucun ou plusieurs responsables pour les tâches.

Par défaut la charge des ressources lors de leur affectation est de 100 %. Mais on peut très facilement modifier cette valeur.

GanttProject vous permet de spécifier le rôle de chaque ressource au sein de chaque tâche qui lui est affectée. Par défaut, son rôle sera celui défini lors de la création de la ressource, mais vous pouvez choisir un autre rôle pour la ressource pour une tâche donnée.

La suppression d'une affectation s'effectue en sélectionnant l'affectation à supprimer puis en cliquant sur la croix .

#### Colonnes personnalisées

L'onglet Colonnes personnalisées vous permet d'ajouter, supprimer, renommer et modifier les valeurs par défaut des colonnes personnalisées pour toutes les tâches du projet. Bien que cet onglet se trouve dans la fenêtre des propriétés d'une tâches les modifications effectuées concerneront toutes les tâches du projet.