### Intéractions sur les tâches

#### Déplacer une ou plusieurs tâches

Vous pouvez directement déplacer les tâches sur le graphique à l'aide de la souris.

- sélectionnez une ou plusieurs tâches (pour sélectionner plusieurs tâches, maintenez la touche CRTL enfoncée tout en cliquant sur les tâches que vous voulez sélectionner) ;
- relâchez la touche CRTL si vous l'aviez enfoncée ;
- cliquez avec le bouton du milieu de la souris sur une des tâches sélectionnées et maintenez le enfoncé ;
- déplacez votre souris (vers la droite ou la gauche) pour déplacer les tâches sélectionnées ;
- relâchez le bouton du milieu de la souris à l'endroit où vous voulez déposer les tâches.

ATTENTION : Une fois le bouton relâché, GanttProject recalcule les dépendances entre les tâches, il se peut que certaines tâches soient alors déplacées pour satisfaire les dépendances qui les concernent.

#### Modifier la durée d'une tâche

Vous pouvez modifier la durée d'une tâche directement sur le diagramme de Gantt à l'aide de votre souris.

- déplacer le curseur de votre souris à l'une des extrémités du rectangle représentant la tâche dont vous voulez modifier la durée ;
- un curseur particulier pour le redimensionnement apparaît ;
- cliquez sur le bouton gauche de votre souris et maintenez le enfoncé ;
- déplacer votre souris et relâchez le bouton pour modifier la durée de la tâche.

#### Modifier l'avancée d'une tâche

Vous pouvez modifier l'avancée d'une tâche directement sur le diagramme de Gantt à l'aide de votre souris. L'avancée d'une tâche se matérialise par une barre noire horizontale dans le rectangle représentant une tâche.
Pour modifier l'avancée d'une tâche :

- déplacez le curseur de votre souris sur la barre d'avancée (si l'avancée est égale à 0 %, la barre est invisible, il faut déplacer votre souris à l'extrémité gauche de la tâche) ;
- dès que le curseur apparaît maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé ;
- déplacez votre souris pour modifier l'avancée de la tâche.

#### Créer des relations entre tâches

Vous pouvez créer des relations entre tâches directement sur le diagramme de Gantt. Cependant, les relations créer ainsi ne seront que du type Fin-Début initiallement.

- cliquez et maintenez le boutons gauche de la souris sur une tâche (cette tâche précédera celle que vous indiquerez plus tard) ;
- déplacez votre souris sur la tâche qui doit dépendre de la première ;
- une flèche se dessine (img 1.);
- relâchez le bouton de la souris, la relation Fin-Début est créée (img 2.).

<tralign="center" >
img 1. |  | img 2.