### Affectation des ressources aux tâches

Une ressource peut être affectée à une tâche directement depuis la fenêtre de propriétés de la tâche.

- allez dans la vue Gantt (onglet Gantt) ;
- ouvrez les propriétés de la tâches à laquelle vous voulez affecter des ressources ;
- ouvrez l'onglet Ressources.

Vous avez la fenêtre suivante :

Pour ajouter des ressources à cette tâche, cliquez dans la cellule vide de la colonne Nom de la ressource. La liste des ressources apparaît et vous pouvez choisir la ressource à affecter. Vous pouvez ensuite affecter un pourcentage d'activité de la ressource pour cette tâche (colonne Unité), choisir si cette ressource est responsable de la tâche ou non (colonne Responsable) et enfin, choisir le rôle de cette ressource pour cette affectation.

Par défaut, le pourcentage d'activité est 100 %, la première ressource affectée à la tâche en est responsable et le rôle de la ressource pour l'affectation est son rôle par défaut (défini lors de la création de la ressource).

GanttProject ne vous oblige pas à spécifier un responsable pour chaque tâche. Vous pouvez très bien avoir des tâches sans responsable ou avec plusieurs responsables.